عقب‌ماندگی ساخت ۵۰ هزار مسکن محرومان بنیاد مسکن

درحالی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان طی ۳ سال خبر داده که در ۱۵ ماهگی تفاهم با بنیاد مسکن ۷ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است.

کد خبر: ۲۲۱۷۲۷

چهارشنبه - ۱۹ دی ۱۴۰۳

علی نبیان در رابطه با تفاهمنامه با بنیاد مسکن اظهار کرد: با توجه به اولویت دولت چهاردهم در تامین مسکن محرومان و لزوم توجه هر دو سازمان به مسکن محرومان و اقشار کم‌درآمد، تامین زمین برای 50 هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد از سوی سازمان ملی زمین و مسکن صورت گرفته است.

وی افزود: مدت تفاهم‌نامه دوجانبه بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد سه ساله بوده  که با هماهنگی و همکاری‌های مثبت شکل‌گرفته بین دو سازمان، این تفاهم‌نامه زودتر از موعد مقرر محقق خواهد شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن نیز در این‌باره گفته است: با رویکرد دولت چهاردهم که بر تامین مسکن اقشار کم درآمد تاکید دارد، تفاهم نامه‌ای که پیش‌تر به امضای بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین 50 هزار واحد مسکن محرومان امضا شده بود مورد بررسی مجدد و بازنگری قرار گرفت.

سهرابی یادآور شد: توافق شده تا پایان امسال 50 هزار واحد زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن تامین شود و در ماه‌های ابتدای 1404 رقم تامین زمین به 70 هزار واحد از سوی آن سازمان برسد و تحویل بنیاد مسکن برای ساخت مسکن محرومان و اجرای این سیاست دولت شود.

وی گفت: تاکنون برای 10 هزار واحد مسکونی مفاد این تفاهم نامه پروانه ساختمانی صادر شده است و 7 هزار و 250 واحد نیز به مرحله فونداسیون رسیده است.

با توجه به وضعیت اجرا تفاهمنامه بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن در 15 ماهگی امضای آن، به نظر نمی‌رسد واحدهای مذکور طی 36 ماه ساخته و به اتمام برسد.

تفاهمنامه بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت 50 هزار واحد مسکن محرومان مهرماه سال گذشته بین غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن و ارسلان مالکی مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن امضا شده بود.

انتهای پیام/